Kênh thông tin mua bán nhà đất uy tín - Bất động sản 123

https://www.batdongsan123.vn

Bộ GTVT rất "sốt ruột" mặt bằng xây cầu Rạch Miễu 2

Bộ GTVT rất "sốt ruột" mặt bằng xây cầu Rạch Miễu 2
Liên quan đến dự án cầu Rạch Miễu 2 chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lân đề nghị 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre chốt thời gian cụ thể để bàn...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm, cùng đoàn công tác Bộ GTVT vừa có buổi làm việc với 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre về công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, đến nay, địa phương đã giải phóng hơn 90% và bàn giao hơn 6,5 km/9,42 km (đạt 70%) mặt bằng sạch, đủ điều kiện thi công.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương đẩy nhanh việc xây dựng khu tái định cư, tạo điều kiện tốt nhất để người dân sớm ổn định chỗ ở”, ông Cảnh nói và cho biết hiện còn một số hộ chưa di dời do chưa đồng ý giá bồi thường và chờ giải quyết tái định cư. Địa phương đang tập trung vận động, tuyên truyền để bà con đồng tình và bàn giao mặt bằng. Đến nay, Bến Tre đã chi trả cho 493/545 hộ dân với số tiền hơn 620 tỷ đồng.

Bộ GTVT rất sốt ruột mặt bằng xây cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm, cùng đoàn công tác Bộ GTVT có buổi làm việc với 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre về công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương có 142 hộ dân trong tổng số 958 hộ đã bàn giao mặt bằng, tỉnh đã phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 687 tỷ đồng, đạt 26%.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cũng thừa nhận việc giải phóng mặt bằng đạt 26% là chưa như kỳ vọng. Tới đây, Tiền Giang đẩy mạnh tuyên truyền để vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đến nay phía Bến Tre đã bàn giao được trên 70% nhưng phía Tiền Giang chỉ mới trên 26%, rất khó khăn cho việc thi công.

Bộ GTVT rất sốt ruột mặt bằng xây cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 2.

Gói XL-04 phía Tiền Giang còn vướng mặt bằng.

Theo ông Thi, dự án cầu Rạch Miễu 2 có 6 gói thầu, XL-01 đến XL-06. Trong đó, 2 gói thầu cầu dẫn và cầu chính XL-02 và XL-03 đang triển khai đấu thầu, dự kiến ký hợp đồng trong quý I/2023.

Các nhà thầu đang tập trung phương tiện, nhân lực để thi công, trong đó gói thầu XL-01 đã hoàn thành công tác chuẩn bị, nhưng vẫn chưa có mặt bằng để thi công đồng bộ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm nói: “Bộ GTVT đang rất “sốt ruột” về tiến độ cầu Rạch Miễu 2”. Ông Lâm đề nghị 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre chốt thời gian cụ thể để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Đồng thời yêu các nhà thầu, khi có mặt bằng đến đâu phải tập trung phương tiện, nhân lực thi công đến đó để đảm bảo tiến độ đề ra.

Bộ GTVT rất sốt ruột mặt bằng xây cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 3.

Như đã đưa tin, tháng 11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,5km. Điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông (Bến Tre).

Cầu có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế là 80km/h, với tổng mức đầu tư là hơn 5.175 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án cầu Rạch Miễu 2 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận là cơ quan giao quản lý dự án. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư được giao 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thực hiện.

Chi 8.000 tỷ đồng xây cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng

Theo Nhật Huy

Tiền phong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây